# Status - PrimeFaces Freya Extension

**Date** : 2025-12-25
**Progression** : 🚧 40% - Base complète, composants manquants

---

## 📊 Progression Globale

```
████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 40%

✅ FAIT      : 40% (Structure, templates, bean, config)
🚧 EN COURS  :  0% (Rien en cours actuellement)
❌ À FAIRE   : 60% (25 composants + documentation)
```

---

## ✅ Modules Complétés (40%)

### Architecture (100%)
- ✅ Structure multi-modules Maven
- ✅ Module runtime avec dépendances
- ✅ Module deployment
- ✅ Module integration-tests
- ✅ Configuration Quarkus extension

### Templates et Layout (100%)
- ✅ `template.xhtml` - Template principal
- ✅ `menu.xhtml` - Menu latéral
- ✅ `topbar.xhtml` - Barre supérieure
- ✅ `footer.xhtml` - Pied de page
- ✅ `config.xhtml` - Panneau de configuration
- ✅ `rightpanel.xhtml` - Panneau latéral droit

### Pages Prédéfinies (100%)
- ✅ `landing.xhtml`
- ✅ `login.xhtml`
- ✅ `error.xhtml`
- ✅ `notfound.xhtml`
- ✅ `access.xhtml`
- ✅ `help.xhtml`
- ✅ `invoice.xhtml`
- ✅ `empty.xhtml`

### Code Java (100%)
- ✅ `GuestPreferences.java` - Bean de préférences

### Configuration (100%)
- ✅ `freya.taglib.xml` - Déclaration composants
- ✅ `primefaces-freya.taglib.xml` - Menu personnalisé
- ✅ `pom.xml` (tous les modules)

### Documentation (66%)
- ✅ `README.md`
- ✅ `ANALYSE_INTEGRALE.md`
- ❌ `COMPOSITE_COMPONENTS_DOCUMENTATION.md` (MANQUANT)

---

## ❌ Ce qui Manque (60%)

### Composants Composites (0/25 - 0%)

**Répertoire** : `runtime/src/main/resources/META-INF/resources/freya/`

#### Layout (0/5)
- ❌ menu.xhtml
- ❌ card.xhtml
- ❌ panel.xhtml
- ❌ dialog.xhtml
- ❌ formDialog.xhtml

#### Formulaire (0/10)
- ❌ inputText.xhtml
- ❌ inputTextarea.xhtml
- ❌ inputNumber.xhtml
- ❌ inputPassword.xhtml
- ❌ selectOneMenu.xhtml
- ❌ selectManyMenu.xhtml
- ❌ calendar.xhtml
- ❌ checkbox.xhtml
- ❌ radioButton.xhtml
- ❌ fileUpload.xhtml

#### Données (0/3)
- ❌ dataTable.xhtml
- ❌ dataView.xhtml
- ❌ treeTable.xhtml

#### Navigation (0/2)
- ❌ breadcrumb.xhtml
- ❌ steps.xhtml

#### Action (0/3)
- ❌ button.xhtml
- ❌ commandButton.xhtml
- ❌ linkButton.xhtml

#### Feedback (0/2)
- ❌ message.xhtml
- ❌ growl.xhtml

#### Utilitaires (0/4)
- ❌ spacer.xhtml
- ❌ divider.xhtml
- ❌ badge.xhtml
- ❌ avatar.xhtml

### Documentation
- ❌ COMPOSITE_COMPONENTS_DOCUMENTATION.md

### Tests
- ❌ Page de démonstration (components-demo.xhtml)
- ❌ Tests automatisés JUnit/Selenium

---

## 🎯 Priorités

### 🔴 CRITIQUE (Bloquant)
**Priorité 1** : Créer les 25 composants composites
- Sans eux, l'extension ne peut PAS être utilisée
- Le README les promet mais ils n'existent pas
- **Impact** : Extension inutilisable en l'état

### 🟡 HAUTE
**Priorité 2** : Documentation des composants
- `COMPOSITE_COMPONENTS_DOCUMENTATION.md` manquant
- Référencé dans README mais absent
- **Impact** : Utilisateurs ne savent pas comment utiliser les composants

### 🟢 MOYENNE
**Priorité 3** : Page de démonstration
- `components-demo.xhtml` dans integration-tests
- Permet de tester visuellement tous les composants
- **Impact** : Difficulté à valider le fonctionnement

### 🔵 BASSE
**Priorité 4** : Tests automatisés
- Tests JUnit pour validation
- Tests Selenium pour UI
- **Impact** : Pas de régression testing

---

## 📅 Estimation de Temps

### Phase 1 : Composants Essentiels (2-3 jours)
**Composants de formulaire (10 fichiers)** : 1.5 jours
- inputText, inputTextarea, inputNumber
- inputPassword, selectOneMenu, selectManyMenu
- calendar, checkbox, radioButton, fileUpload

**Composants de layout (5 fichiers)** : 0.5 jour
- card, panel, dialog, formDialog, menu

**Composants d'action (3 fichiers)** : 0.5 jour
- button, commandButton, linkButton

### Phase 2 : Composants Avancés (2 jours)
**Composants de données (3 fichiers)** : 1 jour
- dataTable, dataView, treeTable

**Composants de navigation (2 fichiers)** : 0.5 jour
- breadcrumb, steps

**Composants de feedback (2 fichiers)** : 0.25 jour
- message, growl

**Composants utilitaires (4 fichiers)** : 0.25 jour
- spacer, divider, badge, avatar

### Phase 3 : Documentation et Tests (1-2 jours)
**Documentation** : 0.5 jour
- COMPOSITE_COMPONENTS_DOCUMENTATION.md

**Page de démonstration** : 0.5 jour
- components-demo.xhtml avec tous les composants

**Tests** : 0.5-1 jour
- Tests d'intégration
- Validation manuelle

---

## 🎯 Total Estimé : 5-7 jours de développement

```
Phase 1 (Essentiels)  : ████████░░ 2-3 jours
Phase 2 (Avancés)     : ████░░░░░░ 2 jours
Phase 3 (Doc/Tests)   : ██░░░░░░░░ 1-2 jours
                        ──────────────────
TOTAL                 : 5-7 jours
```

---

## 🚀 Prochaine Étape

**Action immédiate** : Créer le répertoire des composants

```bash
mkdir -p primefaces-freya-extension/runtime/src/main/resources/META-INF/resources/freya
```

**Commencer par** : Composant `inputText.xhtml` (le plus simple et le plus utilisé)

**Structure type** :
```xhtml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui:composition xmlns:composite="http://xmlns.jcp.org/jsf/composite"
                xmlns:p="http://primefaces.org/ui">

    <composite:interface>
        <composite:attribute name="label" required="false" />
        <composite:attribute name="value" required="false" />
        <composite:editableValueHolder name="input" targets="inputComponent" />
    </composite:interface>

    <composite:implementation>
        <div class="field">
            <label>#{cc.attrs.label}</label>
            <p:inputText id="inputComponent"
                         value="#{cc.attrs.value}"
                         styleClass="w-full" />
            <p:message for="inputComponent" />
        </div>
    </composite:implementation>

</ui:composition>
```

---

## 📝 Fichiers de Référence

| Fichier | Description |
|---------|-------------|
| `TODO.md` | Liste détaillée des tâches |
| `STATUS.md` | Ce fichier (progression) |
| `README.md` | Documentation utilisateur |
| `ANALYSE_INTEGRALE.md` | Analyse technique |

---

## 💡 Points Clés

### ✅ Forces du Projet
- Architecture Quarkus solide
- Templates professionnels Freya
- Bean de préférences complet
- Configuration taglib prête
- Documentation bien structurée

### ❌ Faiblesses Actuelles
- **0 composants sur 25 créés**
- Extension inutilisable en l'état
- Promesses du README non tenues
- Documentation manquante pour les composants

### 🎯 Objectif
Transformer cette **excellente base** (40%) en extension **complète et utilisable** (100%) en créant les 25 composants composites manquants.

---

**Statut Final** : 🚧 **EN CONSTRUCTION - Base solide, composants à créer**
