/**
 * Base de données des templates de chantiers avec phases pré-configurées
 * Basé sur les standards BTP et pratiques métier
 */

import { ChantierTemplate, PhaseTemplate, TypeChantier, PHASES_COMMUNES } from '../types/chantier-templates';

// Template pour Maison Individuelle
const MAISON_INDIVIDUELLE_TEMPLATE: ChantierTemplate = {
    typeChantier: 'MAISON_INDIVIDUELLE',
    nom: 'Construction Maison Individuelle',
    description: 'Construction neuve d\'une maison individuelle traditionnelle',
    dureeMoyenneJours: 270,
    phases: [
        ...PHASES_COMMUNES,
        {
            id: 'terrassement-fondations',
            nom: 'Terrassement et fondations',
            description: 'Préparation du terrain et réalisation des fondations',
            ordreExecution: 4,
            dureePrevueJours: 15,
            critique: true,
            prerequis: ['preparation-chantier'],
            sousPhases: [
                {
                    id: 'terrassement',
                    nom: 'Terrassement général',
                    description: 'Décaissement, nivellement, évacuation terres',
                    ordreExecution: 1,
                    dureePrevueJours: 5,
                    materielsTypes: ['Pelle mécanique', 'Compacteur', 'Camions'],
                    competencesRequises: ['Conducteur d\'engins', 'Chef d\'équipe terrassement']
                },
                {
                    id: 'reseaux-enterres',
                    nom: 'Réseaux enterrés',
                    description: 'Eau, électricité, drainage, assainissement',
                    ordreExecution: 2,
                    dureePrevueJours: 3,
                    materielsTypes: ['Canalisations', 'Regards', 'Câbles'],
                    competencesRequises: ['Plombier', 'Électricien', 'Canalisateur']
                },
                {
                    id: 'fondations',
                    nom: 'Coulage des fondations',
                    description: 'Semelles filantes, longrines, vide sanitaire',
                    ordreExecution: 3,
                    dureePrevueJours: 7,
                    materielsTypes: ['Béton', 'Ferraillage', 'Coffrage'],
                    competencesRequises: ['Maçon', 'Ferrailleur', 'Coffreur']
                }
            ],
            materielsTypes: ['Engins de terrassement', 'Matériaux fondations'],
            competencesRequises: ['Maçon', 'Conducteur d\'engins'],
            controleQualite: ['Contrôle géométrie', 'Résistance béton']
        },
        {
            id: 'gros-oeuvre',
            nom: 'Gros œuvre',
            description: 'Structure porteuse, murs, planchers, toiture',
            ordreExecution: 5,
            dureePrevueJours: 45,
            critique: true,
            prerequis: ['terrassement-fondations'],
            sousPhases: [
                {
                    id: 'elevation-murs-porteurs',
                    nom: 'Élévation murs porteurs',
                    description: 'Murs en parpaings, poteaux, chaînages',
                    ordreExecution: 1,
                    dureePrevueJours: 20,
                    materielsTypes: ['Parpaings', 'Mortier', 'Ferraillage'],
                    competencesRequises: ['Maçon', 'Ferrailleur']
                },
                {
                    id: 'planchers-dalles',
                    nom: 'Planchers et dalles',
                    description: 'Hourdis, dalle béton, plancher bois',
                    ordreExecution: 2,
                    dureePrevueJours: 10,
                    materielsTypes: ['Hourdis', 'Béton', 'Poutrelles'],
                    competencesRequises: ['Maçon', 'Charpentier']
                },
                {
                    id: 'charpente-couverture',
                    nom: 'Charpente et couverture',
                    description: 'Charpente bois/métal, couverture, étanchéité',
                    ordreExecution: 3,
                    dureePrevueJours: 15,
                    materielsTypes: ['Bois charpente', 'Tuiles', 'Isolant'],
                    competencesRequises: ['Charpentier', 'Couvreur']
                }
            ],
            materielsTypes: ['Matériaux gros œuvre'],
            competencesRequises: ['Maçon', 'Charpentier', 'Couvreur'],
            controleQualite: ['Verticalité murs', 'Étanchéité toiture']
        },
        {
            id: 'second-oeuvre',
            nom: 'Second œuvre',
            description: 'Menuiseries, cloisons, réseaux, finitions',
            ordreExecution: 6,
            dureePrevueJours: 60,
            critique: false,
            prerequis: ['gros-oeuvre'],
            sousPhases: [
                {
                    id: 'menuiseries-exterieures',
                    nom: 'Menuiseries extérieures',
                    description: 'Fenêtres, portes-fenêtres, porte d\'entrée',
                    ordreExecution: 1,
                    dureePrevueJours: 5,
                    materielsTypes: ['Menuiseries', 'Quincaillerie'],
                    competencesRequises: ['Menuisier', 'Poseur']
                },
                {
                    id: 'cloisons-isolation',
                    nom: 'Cloisons et isolation',
                    description: 'Cloisons placo, isolation thermique/acoustique',
                    ordreExecution: 2,
                    dureePrevueJours: 15,
                    materielsTypes: ['Placo', 'Isolant', 'Rails'],
                    competencesRequises: ['Plaquiste', 'Isolateur']
                },
                {
                    id: 'plomberie-electricite',
                    nom: 'Plomberie et électricité',
                    description: 'Réseaux eau, électricité, chauffage',
                    ordreExecution: 3,
                    dureePrevueJours: 20,
                    materielsTypes: ['Canalisations', 'Câbles', 'Équipements'],
                    competencesRequises: ['Plombier', 'Électricien', 'Chauffagiste']
                },
                {
                    id: 'revetements-finitions',
                    nom: 'Revêtements et finitions',
                    description: 'Carrelage, peinture, parquet, sanitaires',
                    ordreExecution: 4,
                    dureePrevueJours: 20,
                    materielsTypes: ['Carrelage', 'Peinture', 'Parquet'],
                    competencesRequises: ['Carreleur', 'Peintre', 'Parqueteur']
                }
            ],
            materielsTypes: ['Matériaux second œuvre'],
            competencesRequises: ['Corps d\'état secondaires'],
            controleQualite: ['Conformité installations', 'Finitions qualité']
        },
        {
            id: 'amenagements-exterieurs',
            nom: 'Aménagements extérieurs',
            description: 'Voiries, espaces verts, clôtures',
            ordreExecution: 7,
            dureePrevueJours: 20,
            critique: false,
            prerequis: ['second-oeuvre'],
            sousPhases: [
                {
                    id: 'voiries-acces',
                    nom: 'Voiries et accès',
                    description: 'Allées, parking, accès véhicules',
                    ordreExecution: 1,
                    dureePrevueJours: 10,
                    materielsTypes: ['Béton', 'Enrobé', 'Pavés'],
                    competencesRequises: ['Maçon VRD', 'Conducteur d\'engins']
                },
                {
                    id: 'espaces-verts',
                    nom: 'Espaces verts',
                    description: 'Pelouse, plantations, arrosage',
                    ordreExecution: 2,
                    dureePrevueJours: 7,
                    materielsTypes: ['Terre végétale', 'Plants', 'Arrosage'],
                    competencesRequises: ['Paysagiste', 'Jardinier']
                },
                {
                    id: 'clotures-portails',
                    nom: 'Clôtures et portails',
                    description: 'Clôtures périmètre, portail, boîte aux lettres',
                    ordreExecution: 3,
                    dureePrevueJours: 3,
                    materielsTypes: ['Clôtures', 'Portail', 'Serrurerie'],
                    competencesRequises: ['Poseur clôtures', 'Serrurier']
                }
            ],
            materielsTypes: ['Matériaux VRD'],
            competencesRequises: ['Équipe VRD', 'Paysagiste'],
            controleQualite: ['Évacuation eaux pluviales', 'Finitions extérieures']
        },
        {
            id: 'controles-reception',
            nom: 'Contrôles et réception',
            description: 'Vérifications, tests, réception des travaux',
            ordreExecution: 8,
            dureePrevueJours: 10,
            critique: true,
            prerequis: ['amenagements-exterieurs'],
            sousPhases: [
                {
                    id: 'controles-techniques',
                    nom: 'Contrôles techniques',
                    description: 'Consuel, DPE, contrôles réglementaires',
                    ordreExecution: 1,
                    dureePrevueJours: 5,
                    competencesRequises: ['Organisme contrôle', 'Diagnostiqueur']
                },
                {
                    id: 'levee-reserves',
                    nom: 'Levée des réserves',
                    description: 'Correction défauts, finitions',
                    ordreExecution: 2,
                    dureePrevueJours: 3,
                    competencesRequises: ['Tous corps d\'état']
                },
                {
                    id: 'reception-definitive',
                    nom: 'Réception définitive',
                    description: 'PV réception, remise clés, garanties',
                    ordreExecution: 3,
                    dureePrevueJours: 2,
                    competencesRequises: ['Maître d\'œuvre', 'Maître d\'ouvrage']
                }
            ],
            competencesRequises: ['Maître d\'œuvre', 'Organismes de contrôle'],
            controleQualite: ['Conformité réglementaire', 'Satisfaction client']
        }
    ],
    specificites: [
        'RT 2020 ou RE 2020',
        'Accessibilité PMR si requis',
        'Performance énergétique',
        'Qualité environnementale'
    ],
    reglementations: [
        'Code de la construction',
        'Réglementation thermique',
        'Normes électriques NF C 15-100',
        'DTU applicables'
    ]
};

// Template pour Immeuble Collectif
const IMMEUBLE_COLLECTIF_TEMPLATE: ChantierTemplate = {
    typeChantier: 'IMMEUBLE_COLLECTIF',
    nom: 'Construction Immeuble Collectif',
    description: 'Construction d\'un immeuble d\'habitation collectif',
    dureeMoyenneJours: 540,
    phases: [
        ...PHASES_COMMUNES,
        {
            id: 'terrassement-fondations-collectif',
            nom: 'Terrassement et fondations',
            description: 'Préparation terrain et fondations pour immeuble',
            ordreExecution: 4,
            dureePrevueJours: 30,
            critique: true,
            prerequis: ['preparation-chantier'],
            sousPhases: [
                {
                    id: 'terrassement-general',
                    nom: 'Terrassement général',
                    description: 'Décaissement, parking sous-sol éventuel',
                    ordreExecution: 1,
                    dureePrevueJours: 10,
                    materielsTypes: ['Engins lourds', 'Évacuation terres'],
                    competencesRequises: ['Conducteur d\'engins', 'Chef terrassement']
                },
                {
                    id: 'reseaux-collectifs',
                    nom: 'Réseaux collectifs',
                    description: 'Réseaux eau, gaz, électricité, télécoms',
                    ordreExecution: 2,
                    dureePrevueJours: 8,
                    materielsTypes: ['Réseaux enterrés', 'Compteurs collectifs'],
                    competencesRequises: ['Spécialistes réseaux', 'Canalisateur']
                },
                {
                    id: 'fondations-profondes',
                    nom: 'Fondations profondes',
                    description: 'Pieux, semelles, voiles béton armé',
                    ordreExecution: 3,
                    dureePrevueJours: 12,
                    materielsTypes: ['Béton haute résistance', 'Ferraillage lourd'],
                    competencesRequises: ['Maçon béton armé', 'Ferrailleur']
                }
            ],
            materielsTypes: ['Engins lourds', 'Béton armé'],
            competencesRequises: ['Maçon BA', 'Conducteur d\'engins'],
            controleQualite: ['Bureau contrôle', 'Résistance béton']
        },
        {
            id: 'gros-oeuvre-collectif',
            nom: 'Gros œuvre structure',
            description: 'Structure béton armé, refends, planchers',
            ordreExecution: 5,
            dureePrevueJours: 120,
            critique: true,
            prerequis: ['terrassement-fondations-collectif'],
            sousPhases: [
                {
                    id: 'structure-ba',
                    nom: 'Structure béton armé',
                    description: 'Poteaux, poutres, voiles porteurs',
                    ordreExecution: 1,
                    dureePrevueJours: 60,
                    materielsTypes: ['Béton armé', 'Coffrages'],
                    competencesRequises: ['Maçon BA', 'Coffreur', 'Ferrailleur']
                },
                {
                    id: 'planchers-etages',
                    nom: 'Planchers étages',
                    description: 'Dalles BA, prédalles pour chaque niveau',
                    ordreExecution: 2,
                    dureePrevueJours: 40,
                    materielsTypes: ['Prédalles', 'Béton', 'Treillis soudé'],
                    competencesRequises: ['Maçon', 'Grutier']
                },
                {
                    id: 'toiture-terrasse',
                    nom: 'Toiture terrasse',
                    description: 'Dalle haute, étanchéité, isolation',
                    ordreExecution: 3,
                    dureePrevueJours: 20,
                    materielsTypes: ['Étanchéité', 'Isolation', 'Protection'],
                    competencesRequises: ['Étancheur', 'Couvreur']
                }
            ],
            materielsTypes: ['Béton armé', 'Coffrages'],
            competencesRequises: ['Maçon BA', 'Grutier'],
            controleQualite: ['Bureau contrôle', 'Suivi béton']
        },
        // ... Autres phases spécifiques au collectif
        {
            id: 'second-oeuvre-collectif',
            nom: 'Second œuvre collectif',
            description: 'Aménagements intérieurs, équipements collectifs',
            ordreExecution: 6,
            dureePrevueJours: 150,
            critique: false,
            prerequis: ['gros-oeuvre-collectif'],
            sousPhases: [
                {
                    id: 'cloisons-distribution',
                    nom: 'Cloisons et distribution',
                    description: 'Refends, cloisons séparatives, gaines techniques',
                    ordreExecution: 1,
                    dureePrevueJours: 40,
                    materielsTypes: ['Cloisons BA13', 'Gaines techniques'],
                    competencesRequises: ['Plaquiste', 'Cloisionneur']
                },
                {
                    id: 'lots-techniques',
                    nom: 'Lots techniques',
                    description: 'Plomberie, électricité, chauffage collectif, VMC',
                    ordreExecution: 2,
                    dureePrevueJours: 60,
                    materielsTypes: ['Équipements techniques', 'Réseaux'],
                    competencesRequises: ['Plombier', 'Électricien', 'Chauffagiste', 'Ventiliste']
                },
                {
                    id: 'finitions-logements',
                    nom: 'Finitions logements',
                    description: 'Sols, peintures, équipements sanitaires',
                    ordreExecution: 3,
                    dureePrevueJours: 50,
                    materielsTypes: ['Revêtements', 'Sanitaires', 'Peintures'],
                    competencesRequises: ['Carreleur', 'Peintre', 'Plombier']
                }
            ],
            materielsTypes: ['Équipements second œuvre'],
            competencesRequises: ['Corps d\'état techniques'],
            controleQualite: ['Performance énergétique', 'Acoustique']
        }
    ],
    specificites: [
        'Accessibilité PMR obligatoire',
        'Parties communes',
        'Équipements collectifs',
        'Performance énergétique renforcée',
        'Acoustique réglementaire'
    ],
    reglementations: [
        'Code de la construction (habitation)',
        'Accessibilité PMR',
        'Réglementation incendie ERP',
        'Acoustique NRA',
        'RT 2020'
    ]
};

// Template pour Bureau Commercial
const BUREAU_COMMERCIAL_TEMPLATE: ChantierTemplate = {
    typeChantier: 'BUREAU_COMMERCIAL',
    nom: 'Construction Bureau/Commerce',
    description: 'Bâtiment tertiaire à usage de bureau ou commercial',
    dureeMoyenneJours: 360,
    phases: [
        ...PHASES_COMMUNES,
        // Phases spécifiques tertiaire avec espaces modulaires, 
        // parking, accessibilité ERP, réseaux informatiques...
    ],
    specificites: [
        'Espaces modulaires',
        'Accessibilité ERP',
        'Parking dimensionné',
        'Réseaux informatiques',
        'Climatisation'
    ],
    reglementations: [
        'ERP (Établissement Recevant du Public)',
        'Code du travail (locaux)',
        'Accessibilité PMR',
        'Réglementation incendie'
    ]
};

// Base de données des templates
export const CHANTIER_TEMPLATES: Record<TypeChantier, ChantierTemplate> = {
    MAISON_INDIVIDUELLE: MAISON_INDIVIDUELLE_TEMPLATE,
    IMMEUBLE_COLLECTIF: IMMEUBLE_COLLECTIF_TEMPLATE,
    BUREAU_COMMERCIAL: BUREAU_COMMERCIAL_TEMPLATE,
    
    // Autres types (versions simplifiées pour l'exemple)
    RENOVATION_RESIDENTIELLE: {
        typeChantier: 'RENOVATION_RESIDENTIELLE',
        nom: 'Rénovation Résidentielle',
        description: 'Rénovation complète ou partielle d\'habitat',
        dureeMoyenneJours: 180,
        phases: [...PHASES_COMMUNES.slice(0, 2), /* phases spécifiques rénovation */],
        specificites: ['Diagnostics préalables', 'Désamiantage éventuel', 'Isolation renforcée'],
        reglementations: ['Diagnostic amiante', 'Performance énergétique']
    },
    
    EXTENSION_RESIDENTIELLE: {
        typeChantier: 'EXTENSION_RESIDENTIELLE',
        nom: 'Extension Résidentielle',
        description: 'Extension d\'une habitation existante',
        dureeMoyenneJours: 120,
        phases: [...PHASES_COMMUNES.slice(0, 2), /* phases spécifiques extension */],
        specificites: ['Raccordement existant', 'Harmonie architecturale'],
        reglementations: ['Permis de construire ou déclaration préalable']
    },
    
    // Templates simplifiés pour les autres types
    CENTRE_COMMERCIAL: {
        typeChantier: 'CENTRE_COMMERCIAL',
        nom: 'Centre Commercial',
        description: 'Construction d\'un centre commercial',
        dureeMoyenneJours: 720,
        phases: [...PHASES_COMMUNES],
        specificites: ['Grande portée', 'Équipements spécialisés', 'Fluides complexes'],
        reglementations: ['ERP 1ère catégorie', 'Commission de sécurité']
    },
    
    // ... (autres templates similaires pour tous les types)
    ETABLISSEMENT_SCOLAIRE: { typeChantier: 'ETABLISSEMENT_SCOLAIRE', nom: 'Établissement Scolaire', description: '', dureeMoyenneJours: 600, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    ETABLISSEMENT_SANTE: { typeChantier: 'ETABLISSEMENT_SANTE', nom: 'Établissement de Santé', description: '', dureeMoyenneJours: 900, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    ETABLISSEMENT_SPORTIF: { typeChantier: 'ETABLISSEMENT_SPORTIF', nom: 'Établissement Sportif', description: '', dureeMoyenneJours: 480, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    ENTREPOT_LOGISTIQUE: { typeChantier: 'ENTREPOT_LOGISTIQUE', nom: 'Entrepôt Logistique', description: '', dureeMoyenneJours: 240, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    VOIRIE_URBAINE: { typeChantier: 'VOIRIE_URBAINE', nom: 'Voirie Urbaine', description: '', dureeMoyenneJours: 150, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    AUTOROUTE: { typeChantier: 'AUTOROUTE', nom: 'Autoroute', description: '', dureeMoyenneJours: 1080, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    PONT_VIADUC: { typeChantier: 'PONT_VIADUC', nom: 'Pont/Viaduc', description: '', dureeMoyenneJours: 900, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    TUNNEL: { typeChantier: 'TUNNEL', nom: 'Tunnel', description: '', dureeMoyenneJours: 1440, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    PARKING: { typeChantier: 'PARKING', nom: 'Parking', description: '', dureeMoyenneJours: 120, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    AIRE_AMENAGEE: { typeChantier: 'AIRE_AMENAGEE', nom: 'Aire Aménagée', description: '', dureeMoyenneJours: 90, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    USINE_INDUSTRIELLE: { typeChantier: 'USINE_INDUSTRIELLE', nom: 'Usine Industrielle', description: '', dureeMoyenneJours: 720, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    CENTRALE_ENERGIE: { typeChantier: 'CENTRALE_ENERGIE', nom: 'Centrale Énergétique', description: '', dureeMoyenneJours: 1800, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    STATION_EPURATION: { typeChantier: 'STATION_EPURATION', nom: 'Station d\'Épuration', description: '', dureeMoyenneJours: 540, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    INSTALLATION_CHIMIQUE: { typeChantier: 'INSTALLATION_CHIMIQUE', nom: 'Installation Chimique', description: '', dureeMoyenneJours: 960, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    PISCINE: { typeChantier: 'PISCINE', nom: 'Piscine', description: '', dureeMoyenneJours: 90, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    COURT_TENNIS: { typeChantier: 'COURT_TENNIS', nom: 'Court de Tennis', description: '', dureeMoyenneJours: 45, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    TERRAIN_SPORT: { typeChantier: 'TERRAIN_SPORT', nom: 'Terrain de Sport', description: '', dureeMoyenneJours: 60, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    MONUMENT_HISTORIQUE: { typeChantier: 'MONUMENT_HISTORIQUE', nom: 'Monument Historique', description: '', dureeMoyenneJours: 720, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] },
    OUVRAGE_ART: { typeChantier: 'OUVRAGE_ART', nom: 'Ouvrage d\'Art', description: '', dureeMoyenneJours: 540, phases: [...PHASES_COMMUNES], specificites: [], reglementations: [] }
};

// Fonction utilitaire pour récupérer un template
export function getChantierTemplate(typeChantier: TypeChantier): ChantierTemplate {
    return CHANTIER_TEMPLATES[typeChantier];
}

// Fonction pour générer les phases d'un chantier
export function generatePhasesFromTemplate(typeChantier: TypeChantier, dateDebut: Date): PhaseTemplate[] {
    const template = getChantierTemplate(typeChantier);
    let currentDate = new Date(dateDebut);
    
    return template.phases.map(phase => {
        const phaseWithDates = {
            ...phase,
            dateDebutPrevue: new Date(currentDate),
            dateFinPrevue: new Date(currentDate.getTime() + (phase.dureePrevueJours * 24 * 60 * 60 * 1000))
        };
        
        // Avancer la date pour la phase suivante
        currentDate = new Date(phaseWithDates.dateFinPrevue);
        
        return phaseWithDates;
    });
}